# content 问题记录

> 负责人：ai09
> 关联：[coord.md](../coord.md)、[contracts/content_contract.md](../contracts/content_contract.md)、[../../services/content/docs/01-understanding.md](../../../services/content/docs/01-understanding.md)、[../../services/content/docs/02-architecture-design.md](../../../services/content/docs/02-architecture-design.md)
> 规则：AI 遇到问题时在此追加条目，coord 仲裁后更新状态

---

## §0 已有仲裁核查（2026-07-10 复核）

> 复核依据：[coord-final-decisions.md §3.3](../../coord-final-decisions.md) N1-N5、[01-understanding.md §A](../../../services/content/docs/01-understanding.md) ai09 复核记录

### 0.1 coord-final-decisions.md N1-N5 核查

| 编号 | 仲裁结论                                     | 02-architecture-design.md 落实位置              | 核查结果  |
| ---- | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | --------- |
| N1   | P4 首次实现即启用 gRPC server 50054          | §1.2 入口 HTTP 3005 / gRPC 50054；§4.2 gRPC API | ✅ 已落实 |
| N2   | 首次实现即检查 DB/Neo4j/Kafka                | §6.6 /readyz 多依赖检查                         | ✅ 已落实 |
| N3   | P4 即补全 QuestionService proto（不等到 P5） | §4.2.4 QuestionService 6 RPC                    | ✅ 已落实 |
| N4   | 首次实现即对齐 ActionState                   | §4.3 错误响应结构 success/error 信封            | ✅ 已落实 |
| N5   | P4 首次实现即补全 ChapterService             | §4.2.2 ChapterService 3 RPC                     | ✅ 已落实 |

### 0.2 01-understanding.md §A 已裁决项核查

| 原编号 | 仲裁结论                                   | 02-architecture-design.md 落实位置                      | 核查结果  |
| ------ | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------- | --------- |
| C2     | P4 必须引入 Outbox（004 §12.2 强制条款）   | §3.1.5 content_outbox_events 表 + §5.4 Outbox Publisher | ✅ 已落实 |
| C4     | P4 必须实现 gRPC controller                | §4.2 gRPC API（4 个 Service）                           | ✅ 已落实 |
| C10    | proto 包名保持 `next_edu_cloud.content.v1` | —（保持现状）                                           | ✅ 已落实 |

### 0.3 核查结论

N1-N5 与 C2/C4/C10 共 8 项已有仲裁**全部在 02-architecture-design.md 中正确落实**，无遗漏、无偏离。

---

## §1 新提请异议（2026-07-10 ai09 复审）

### ISSUE-001-ai09：REST 端点设计文档与现有实现不一致

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：契约不明确
- **描述**：02-architecture-design.md §4.1 列出的 REST API 与现有源码实现存在三处偏差：
  1. **knowledge-points 列表**：设计文档为 `GET /knowledge-points?chapterId=`（query 参数），源码 [knowledge-points.controller.ts](../../../services/content/src/knowledge-points/knowledge-points.controller.ts) 实现为 `GET /knowledge-points/chapter/:chapterId`（path 参数）
  2. **knowledge-points 删除前置**：设计文档列 `DELETE /knowledge-points/:id/prerequisites/:prereqId`，源码未实现该端点
  3. **chapters 列表**：设计文档为 `GET /chapters?textbookId=`，源码实现为 `GET /chapters/textbook/:textbookId`
- **建议方案**：以设计文档为目标态（query 参数 + 补 DELETE prerequisite 端点），在 P4 重构时统一对齐。但需 coord 确认是否允许 API 路径变更（影响 teacher-bff 消费方）。
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-002-ai09：content 发布事件 topic 命名策略与契约文档不一致

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：契约不明确
- **描述**：事件 topic 命名存在两种策略冲突：
  - **02-architecture-design.md §5.1 + §5.3 TOPIC_MAP**：每个事件类型独立 topic（`edu.content.textbook.created` / `edu.content.question.published` 等共 12 个 topic）
  - **contracts/content_contract.md §1.4 + matrix.md §4**：按聚合根聚合 topic（`edu.content.knowledge_point.events` / `edu.content.question.events` 共 2 个 topic，事件类型用 `action` 字段区分）
  - **events.proto**：未定义 KnowledgePointEvent / QuestionEvent message（仅 ClassEvent/ExamEvent/HomeworkEvent/GradeEvent）
- **建议方案**：采用**聚合 topic + action 字段**策略（与契约文档、matrix.md、events.proto ClassEvent 模式一致），原因：
  1. 与 core-edu 既有模式（edu.exam.events / edu.homework.events 等）一致
  2. 减少 topic 数量（12 → 4），降低 Kafka 集群元数据压力
  3. 消费方按 action 字段过滤，订阅灵活性更高
  4. 需补 `KnowledgePointEvent` / `QuestionEvent` / `TextbookEvent` / `ChapterEvent` proto message
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-003-ai09：Textbook/Chapter 事件在契约文档遗漏

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：契约不明确
- **描述**：02-architecture-design.md §5.1 列出 4 类 textbook 事件 + 1 类 chapter 事件，但 contracts/content_contract.md §1.4 仅列出 knowledge_point 与 question 两类事件，Textbook/Chapter 事件未登记。matrix.md §4 也仅列 kp + question。导致下游（data-ana）无法感知教材/章节变更。
- **建议方案**：在 contract.md 与 matrix.md 补登记 `edu.content.textbook.events`（action: created/updated/published/archived）与 `edu.content.chapter.events`（action: created/updated/deleted）。若 coord 认为教材/章节无需对外发事件，则在 design doc §5.1 删除相关事件。
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-004-ai09：gRPC RPC 数量三方文档不一致

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：契约不明确
- **描述**：content gRPC RPC 数量在三处文档不一致：

  | Service               | 02-architecture-design.md §4.2 | contracts/content_contract.md §1.1 | matrix.md §2 |
  | --------------------- | ------------------------------ | ---------------------------------- | ------------ |
  | TextbookService       | 5（含 Update/Delete 新增）     | 3（无 Update/Delete）              | 18（总数）   |
  | ChapterService        | 3（Create/List/Get）           | 4（含 Update，无 Delete）          | —            |
  | KnowledgeGraphService | 4                              | 4                                  | —            |
  | QuestionService       | 6（无 Publish/Search）         | 7（含 Publish/Search）             | —            |
  | **合计**              | **18**                         | **18**                             | **18**       |
  - design doc 缺 QuestionService.PublishQuestion / SearchQuestions（contract 有）
  - contract 缺 TextbookService.Update/Delete（design doc 有）
  - design doc ChapterService 缺 Update（contract 有）；contract ChapterService 缺 Delete（design doc 也缺）

- **建议方案**：以 contract.md 为契约唯一源（已对齐 matrix.md 18 RPC 总数），反向修正 design doc：
  1. TextbookService 补 Update/Delete（与 contract 对齐）
  2. ChapterService 补 Update + Delete（design doc + contract 都缺 Delete，需补）
  3. QuestionService 补 PublishQuestion + SearchQuestions（与 contract 对齐）
  4. 最终 RPC 总数：TextbookService 5 + ChapterService 5 + KnowledgeGraphService 4 + QuestionService 7 = **21 RPC**（需同步更新 matrix.md §2 的 18 → 21）
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-005-ai09：core-edu → content 失效事件 topic 无定义

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：前置依赖缺失
- **描述**：02-architecture-design.md §5.2 列出 content 消费 `edu.teaching.content.invalidated`（待 ai03 确认 topic），但：
  1. events.proto 无 ContentInvalidatedEvent message
  2. matrix.md §4 未登记该 topic
  3. core-edu 设计文档（ai08）未明确发布该事件
  4. 01-understanding.md §5 也标注"具体 topic 待 core-edu ai03 设计确认"——此处 ai03 疑为笔误，core-edu 实际由 ai08 负责
- **建议方案**：content 不主动消费 core-edu 失效事件（content 是上游内容提供方，core-edu 是消费方），删除 §5.2 中该条目；若确有联动需求，由 core-edu 主动调用 content gRPC UpdateQuestion 状态变更，而非事件驱动。
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-006-ai09：文档结尾"直接 push main"与项目规则冲突

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：其他
- **描述**：01-understanding.md 末尾与 02-architecture-design.md 末尾均标注 `Branch: 单仓库并行模式（直接 push main）`，但 [project_rules §8 Git 工作流](../../../../.trae/rules/project_rules.md) 明确规定：
  - §8：分支开发，AI 不得自行切换/创建/合并分支
  - §14.3：AI 禁止 `git merge`、`git push origin main`
  - 当前 worktree 分支为 `feat-review-content-module-docs-WAIyMA`
- **建议方案**：删除两份文档末尾"单仓库并行模式（直接 push main）"字样，改为 `Branch: feat-review-content-module-docs-WAIyMA（分支开发，提交后通知人类合并）`。
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-007-ai09：questions 表 created_by 字段迁移风险

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：其他
- **描述**：02-architecture-design.md §3.1.4 questions 表新增 `created_by varchar(32) NOT NULL`，但现有 [questions.schema.ts](../../../services/content/src/questions/questions.schema.ts) 无该字段，且现有数据无 created_by 值。schema 迁移时 NOT NULL 约束会导致历史数据迁移失败。
- **建议方案**：迁移期间先用 `created_by varchar(32) NULL`，数据回填后再加 NOT NULL 约束；或为新数据强制要求 created_by（应用层校验），历史数据用 `'system'` 默认值回填。
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-008-ai09：设计文档缺缓存策略与 API 版本化策略

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：其他
- **描述**：02-architecture-design.md 未涉及两个长远架构必备项：
  1. **缓存策略**：[env.ts](../../../services/content/src/config/env.ts) 已预留 `REDIS_URL`，但 design doc 未设计缓存层（教材树/知识点树是典型读多写少场景，应缓存）
  2. **API 版本化**：REST 端点无 `/v1/` 前缀（matrix.md §5 显示 api-gateway 路由为 `/api/v1/teacher/*`，但 content 自身端点 `/textbooks` 无版本号），未来破坏性变更无版本隔离机制
- **建议方案**：
  1. P4 在 design doc §6 补"缓存策略"小节：教材树/章节树 Redis 缓存 + 失效策略（Outbox 事件触发缓存失效）
  2. P4 在 design doc §4 补"API 版本化"说明：REST 端点统一加 `/v1/` 前缀（gRPC 用 proto package version）
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-009-ai09：knowledge-points schema 实际缺 difficulty/metadata 字段

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：其他
- **描述**：02-architecture-design.md §3.1.3 knowledge_points 表列出 `difficulty tinyint NOT NULL DEFAULT 3` 与 `metadata json NULL`，但实际 [textbooks.schema.ts](../../../services/content/src/textbooks/textbooks.schema.ts) 中 `knowledgePoints` 表仅含 id/chapterId/title/description 四个字段，无 difficulty 与 metadata。01-understanding.md C7 提到"时间戳缺失"但未提到 difficulty/metadata 缺失。
- **建议方案**：P4 schema 迁移时一并补齐 difficulty + metadata + created_at + updated_at（与 design doc §3.1.3 对齐）。
- **状态**：待 coord 仲裁

### ISSUE-010-ai09：Neo4j Sync Worker 与 ES Sync Worker 在 P4 阶段不必要

- **提请方**：ai09
- **日期**：2026-07-10
- **类型**：工作量超批
- **描述**：02-architecture-design.md §1.1 分层图将 Neo4j Sync Worker 与 ES Sync Worker 并列展示，但：
  1. ES 在 P5 才引入，ES Sync Worker 在 P4 不必要
  2. 当前 [knowledge-points.service.ts](../../../services/content/src/knowledge-points/knowledge-points.service.ts) 的 `safeCreateNode` 是同步双写（业务事务内写 Neo4j），与 design doc §0.1 第 3 条"禁止业务事务内同步双写"原则冲突
  3. P4 应改为 Outbox 事件驱动异步同步 Neo4j，但 design doc §1.1 图中 Neo4j Sync Worker 的输入源同时画了"Kafka Consumer"与"CONSUMER"，链路不清晰
- **建议方案**：
  1. §1.1 图中明确标注 ES Sync Worker 为 P5 组件（虚线或灰显）
  2. §1.1 图中 Neo4j Sync Worker 的输入仅来自 content 自身 Outbox 事件（不消费 core-edu 事件）
  3. P4 任务 T6 明确"重构 knowledge-points.service.ts：移除 safeCreateNode 同步写，改为发 Outbox 事件"
- **状态**：待 coord 仲裁

---

## §2 待 coord 仲裁项汇总

| #   | 标题                                     | 阻塞性              | 状态          |
| --- | ---------------------------------------- | ------------------- | ------------- |
| 001 | REST 端点设计与实现不一致                | 🟡 P4 重构时对齐    | 待 coord 仲裁 |
| 002 | 事件 topic 命名策略冲突（独立 vs 聚合）  | 🔴 阻塞 Outbox 实现 | 待 coord 仲裁 |
| 003 | Textbook/Chapter 事件在契约文档遗漏      | 🟡 契约完整性       | 待 coord 仲裁 |
| 004 | gRPC RPC 数量三方文档不一致              | 🔴 阻塞 proto 修改  | 待 coord 仲裁 |
| 005 | core-edu → content 失效事件 topic 无定义 | 🟢 建议删除         | 待 coord 仲裁 |
| 006 | "直接 push main"与项目规则冲突           | 🟡 文档修正         | 待 coord 仲裁 |
| 007 | questions.created_by 迁移风险            | 🟡 schema 迁移      | 待 coord 仲裁 |
| 008 | 缓存策略与 API 版本化策略缺失            | 🟢 长远架构         | 待 coord 仲裁 |
| 009 | knowledge-points schema 实际缺字段       | 🟡 P4 schema 迁移   | 待 coord 仲裁 |
| 010 | Sync Worker 链路与 P4 阶段不必要         | 🟡 设计澄清         | 待 coord 仲裁 |
